\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-SE-U1 -- Lastenheft und Pflichtenheft unterscheiden}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-SE-U1 -- Lastenheft und Pflichtenheft unterscheiden}

{\small\color{metafarbe} Projektplanung $\mid$ Lastenheft / Pflichtenheft $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
1. Nennen Sie jeweils zwei inhaltliche Merkmale, die Sie dem Lasten- und dem Pflichtenheft entnehmen können. (6 Pkt.)

2. In welchen der beiden Hefte müssen die für die Auftragsumsetzung benötigten Betriebsmittel beschrieben sein? (4 Pkt.)
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
1. Inhaltliche Merkmale von Lasten- und Pflichtenheft

Lastenheft (beschreibt das *Was* aus Sicht des Auftraggebers):
- Beschreibung der Anforderungen und Ziele, die der Auftraggeber an das Projekt stellt (z. B. gewünschte Funktionen, Leistungsumfang)
- Rahmenbedingungen wie Budget, Zeitvorgaben oder Einsatzumgebung

Pflichtenheft (beschreibt das *Wie* aus Sicht des Auftragnehmers):
- Konkrete technische Umsetzungsbeschreibung, also wie die Anforderungen aus dem Lastenheft realisiert werden sollen
- Detaillierte Spezifikationen zu Architektur, eingesetzten Technologien oder Systemumgebung

2. Betriebsmittel

Die für die Auftragsumsetzung benötigten Betriebsmittel müssen im Pflichtenheft beschrieben sein. Das Pflichtenheft legt fest, *wie* die Umsetzung konkret erfolgt — dazu gehört auch, welche Ressourcen, Werkzeuge, Hardware, Software oder sonstigen Betriebsmittel dafür benötigt werden. Das Lastenheft enthält dagegen nur die Anforderungen des Auftraggebers, nicht die Mittel zur Umsetzung.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
